# 260303 23(테스트+보조) / 24(프로덕션) 운영 전환 계획

## 목표
- 서버 역할을 명시적으로 고정한다: **23=테스트+보조(보험)**, **24=프로덕션(핵심 서비스)**.
- 로컬 성공과 운영 성공의 간극을 줄이기 위해 배포·검증·복구 절차를 서버 역할에 맞게 재정의한다.

## 서버 역할 정의
1. 24 서버 (프로덕션)
- 사용자 트래픽의 기본 처리 서버
- 핵심 API/서비스의 기준 배포 대상
- SLO/알람 기준의 단일 기준 서버

2. 23 서버 (테스트+보조)
- 스테이징/사전검증 트래픽 처리
- 게이트웨이·프록시·운영 보조 기능 담당
- 24 장애 시 임시 우회(보험) 수용

## 운영 원칙
1. 배포 순서: `23 검증 -> 24 반영`
2. 프로덕션 판정 기준은 24에서만 확정
3. 신규 API는 `경로 + HTTP 메서드`를 23 게이트웨이에서 먼저 검증 후 24에 승격
4. 장애 대응 문서는 "23 임시수용 -> 24 복구 -> 23 정상복귀" 순서로 고정

## 실행 계획
1. 문서/설정 정합화
- AGENTS/아키텍처/전달사항 문서에서 23/24 역할 문구 통일

2. 배포 게이트 고정
- 체크리스트: 헬스체크, 주요 API, 인증, 프록시 경로, 메서드 허용
- 실패 시 24 반영 금지

3. 장애/복구 런북 고정
- 24 장애 시 23 임시 라우팅 절차
- 24 복구 후 원복 검증 절차

## 검증 기준
1. 평시
- 23: 테스트 체크리스트 100% 통과
- 24: 프로덕션 헬스체크/핵심 API 정상

2. 장애 시뮬레이션
- 24 중단 가정에서 23 임시수용 절차 1회 이상 재현
- 24 복구 후 원복까지 완료

## 완료 조건
- 관련 문서에 23/24 역할 정의가 동일하게 반영됨
- 배포 시 23 선검증 절차가 실제 운영 체크리스트로 사용됨
- 장애/복구 시나리오 1회 리허설 기록이 남아 있음
