---
tags: [worklog, companyx, rag, plan-merge]
---

# 260320 Company X RAG 계획 통합 — 260315 닫기, 260320 흡수

**작성일**: 2026-03-20
**목적**: 260315 계획의 미완료 항목을 260320 계획으로 흡수하고 260315를 닫는다.

## 배경

- `260312_companyx_내부문서_rag_근거응답_구현계획.md` — 이미 완료 처리
- `260315_companyx_rag_답변합성_시나리오동시종결_계획.md` — 부분구현_미검증 상태에서 260320 계획과 목표 겹침
- 260320 계획이 범위를 확장(벡터+키워드+Apache AGE 그래프 3중 검색)하므로 260315를 흡수하고 닫음

## 260315 미완료 항목 → 260320 흡수

| 260315 항목 | 상태 | 260320 반영 |
|-------------|------|-------------|
| Phase 5A: 인덱싱 파이프라인 배포 | 코드 완료, 배포 미완 | 260320 닫는 조건에 포함 |
| Phase 5B: 재오픈 질문 20개 검증 | 미착수 | 260320 샘플 검증에 포함 |
| Pydantic 출력 검증 (`CompanyXRAGOutput`) | 구현 완료 | 260320에서 계속 사용 |
| SKILL.md 계약 정합화 | 미완료 | 260320 닫는 조건에 포함 |

## 함께 닫는 문서

- `260315_companyx_rag_답변합성_시나리오동시종결_계획.md` → superseded by 260320
- `260312_companyx_내부문서_근거응답_사용자시나리오.md` → 검증은 260320에서 수행

## 유지되는 결정 (260315에서 계승)

- PostgreSQL `team_document_chunk`가 문서 청크 SSOT
- Gemini Embedding 2 / 768d 확정
- LLM 답변 합성 + Pydantic 검증 구조
- 질문 유형 계약 / 근거 채택 계약 / 실패 계약
